Гост1

ГОСТ 4.071.030 Отраслевой стандарт. Автоматизированная система управления предприятием. Создание системы

Найти на этой странице

Нормативы трудоёмкости Настоящий стандарт устанавливает нормативы трудоёмкости на работы по созданию и дальнейшему развитию автоматизированной системы управления предприятием (АСУП).

1. Общие положения.

1.1. Нормативы трудоёмкости на работы по созданию АСУП предназначены для: а) планирования объёмов работ предприятиям и подразделениям предприятий; б) анализа и оценки результатов деятельности предприятий-разработчиков АСУП; в) прогнозирования затрат на работы по АСУП; г) определения сметной стоимости создания и развития АСУП.

1.2. Нормативы трудоёмкости на работы по созданию АСУП в нормо-часах установлены для сложившихся в отрасли организационно-технических условий труда разработчиков АСУП.

1.3. Нормативы трудоёмкости представлены для систем, реализуемых на базе электронно-вычислительных машин и единой системы электронно-вычислительных машин.

1.4. Нормативы трудоёмкости на проектирование АСУП дифференцированы в зависимости от: • технологии обработки информации; • степени новизны создания АСУП; • сложности задач.

1.5. Технология обработки информации зависит от использования: • локальных массивов; • банка данных (БД). 1.6. Степень новизны определяется характером разработки АСУП: 1-я степень - индивидуальная разработка задач с целью развития АСУП, реализуемой на ЭВМ; разработка головных (типовых) проектов АСУП, реализуемых на ЕС ЭВМ. Примечание. Создание АСУП на базе ЕС ЭВМ допускается только на основе использования головных проектов АСУП. 2-я степень - создание АСУП на базе ЕС ЭВМ на основе внедрения головных проектов АСУП при условии их частичной доработки; развитие АСУП за счет заимствования проектных решений в случае неполного соответствия их условиям предприятия; 3-я степень - привязка решений головных проектов АСУП. 1.7. Сложность задач и реализующих их программ различают четырьмя группами. Характеристики групп сложности задач и реализующих их программ определяются логической структурой указанных задач и программ (таблицы 1,2).

1.8. Нормативы трудоёмкости разработки АСУП при использовании локальных массивов приведе-ны в таблицах 3-8, а при использовании БД - в таблицах 9-14.

1.9. Нормативы трудоемкости на постановку задачи по группам сложности приведены в таблицах3-6 и 9-12. 1.10. Нормативы трудоемкости, дифференцированные по этапам подготовки и выпуска технической документации, приведены в таблицах 4-6 и 10-12.

1.11. Нормативы трудоемкости на постановку задачи по группам сложности на один документ, массив (файл) приведены в таблицах 7 и 13.

1.12. Нормативы трудоемкости на разработку программ и программной документации по группам сложности программ и в зависимости от языка программирования на одну команду приведены в таблицах 8 и 14.

1.13. Нормативы трудоемкости на внедрение проектных решений АСУП, приведенные в настоящем стандарте, дифференцированы в зависимости от: • степени новизны создания АСУП; • сложности задач; • периодичности решения задач.

1.14. Трудоёмкость создания конкретной АСУП определяется в зависимости от степени новизны разработки, выбранной структуры построения информационной базы АСУП, количества и сложности задач и их программ. 1.15. Нормативы трудоемкости на проектирование, приведённые в таблицах 3,9, используются при планировании работ на уровне предприятия, а также при заключении договоров на создание АСУП. При заданных количествах входных и выходных документов, массивов (файлов) задачи, команд в программе используются нормативы трудоёмкости, приведенные в таблицах 7,8,13,14, с соответствующими нормами машинного времени.

1.16. Нормативы трудоемкости, приведённые в таблицах 4-8 и 10-14, используются при планировании работ на уровне подразделений.

1.17. Нормативы трудоемкости на внедрение, приведенные в таблицах 15-17, используются при планировании работ на уровнях предприятия и подразделений.

1.18. Для определения трудоемкости разработки автономных задач при развитии АСУП с использованием локальных массивов, если задача требует дополнительных затрат на обследование и формирование новых массивов (файлов), следует пользоваться коэффициентами, учитывающими долю общесистемной части на стадиях: а) технического задания (экспресс-анализа и технико-экономического обоснования разработки) - 0,25 трудоёмкости постановки задачи; б) технического проекта (решение вопросов информационного обеспечения) - 0,15 трудоёмкости постановки задачи; в) внедрения (организационных работ) - 0,20 трудоёмкости проведения испытания задачи. При использовании БД трудоёмкость на каждой стадии определяется по следующим коэффициентам: а) технического задания (экспресс-анализа и технико-экономического обоснования разработки) - 0,13 трудоёмкости разработки программ и программной документации задачи; в) внедрения (организационных работ) - 0,20 трудоёмкости проведения испытания задачи.

1.19. Если при анализе постановки задачи выявляется необходимость в разработке технического задания на программирование, то трудоемкость этой работы принимать равной 0,5 трудоёмкости постановки данной задачи.

1.20. При определении трудоёмкости разработки уникальных программ и программной документации для специализированных предприятий - разработчиков следует увеличивать соответствующие значения таблиц на 35%.

1.21. Трудоёмкость проведения нормоконтроля включена в трудоёмкость оформления подлинника.

1.22. Для удобства использования нормативов при планировании нормируемым работам присваиваются коды. Код работы десятичный (цифровой). Длина кода 6 знаков. Х ХХ ХХ Х | | | | | | | Порядковый номер значения интервала в группах сложности (периодичности решения задачи для стадии внедрения | | Порядковый номер работы при дифференцировании работ при разработке постановки задачи программы и программной документации | Порядковый номер работы в пределах стадий создания системы Код стадии создания АСУП с учётом технологии обработки информации. Первый знак кода работы - код стадии создания АСУП с учётом технологии обработки информации принимает следующие значения: 0 - внедрение системы; 1 - разработка технического задания АСУП с использованием локальных массивов; 2 - разработка технического задания АСУП с использованием БД; 3 - разработка технического проекта АСУП с использованием локальных массивов; 4 - разработка технического проекта АСУП с использованием БД; 5 - разработка рабочего проекта АСУП с использованием локальных массивов; 6 - разработка рабочего проекта АСУП с использованием БД; 7 - проведение испытаний на стадии внедрения на ЭВМ; 8 - проведение испытаний на стадии внедрения на ЕС ЭВМ.

1.23. Нормативы трудоёмкости, установленные настоящим стандартом, допускается использовать при создании отраслевой автоматизированной системы управления, автоматизированной системы управления производственным объединением, автоматизированной системы управления разрабатывающим предприятием, автоматизированной системы управления научно-производственным объединением.

1.24. Примеры расчёта трудоёмкости приведены в справочных приложениях 1 и 2. 2. Характеристики сложности задач и программ. Характеристики задач по группам сложности приведены в таблице 1.

Таблица 1

Группа сложности задачи | Характеристики задачи
1 | Алгоритмы, позволяющие решать задачи: оптимального планирования; многофакторного анализа; расчёта нормативов; прогнозирования.
2 | Алгоритмы, позволяющие решать задачи: оперативного планирования производством; текущего планирования и регулирования трудовыми и материальными ресурсами; управление технической подготовкой производства; нормативного и аналитического учета
3 | Алгоритмы, позволяющие решать задачи синтетического бухгалтерского учета и отчётности.
4 | Алгоритмы, позволяющие осуществлять организацию массивов нормативно-справочной информации.

Характеристики программ по группам сложности приведены в таблице 2.

Таблица 2

Группа сложности программы | Характеристика программы
1 | Сложные логические программы, объединённые в систему программ; организующие программы; программы типа "Диспетчер"
2 | Программы сравнительно сложной логической структуры, отличающиеся разнообразием форм входных или выходных документов или сложностью получения данных.
3 | Программы несложной логической структуры с простой формой входных и выходных документов, не требующие модификации разработанных алгоритмов для ЭВМ.
4 | Программы расчетного характера, реализующие несложные алгоритмы вычислительного характера, не требующие модификации разработанных алгоритмов; программы ведения массивов.

3. Нормативы трудоёмкости.

3.1. Нормативы трудоёмкости на проектирование АСУП с использованием локальных массивов по степеням новизны приведены в таблице

Код работы | Наименование работы | Трудоёмкость по степени новизны, нормо-часы.
1 | 2 | 3
| Разработка технического задания * | 10772 | 7863 | 4952
101000 | Организационно-техническая подготовка к обследованию объекта управления | 114 | 74 | 34
102000 | Обследование объекта управления | 2025 | 1546 | 1066
103000 | Анализ и оформление материалов обследования | 2772 | 2346 | 2008
104000 | Проведение исследований ** | – | – | –
105000 | Разработка плана мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы | 123 | 80 | 38
106000 | Разработка основных требований к создаваемой системе, составление и согласование технического задания | 5558 | 3637 | 1626
107000 | Предварительный расчёт экономической эффективности разрабатываемой системы | 180 | 180 | 180
| Разработка технического проекта * | 8873 | 5883 | 1547
301000 | Разработка и обоснование проектных решений по функциональной части системы | 2418 | 1694 | –
| Постановка задачи и разработка алгоритма решения по группам сложности: |  |  |
302000 | 1 | 1468 | 1100 | 735
303000 | 2 | 1210 | 905 | 605
304000 | 3 | 742 | 555 | 370
305000 | 4 | 462 | 345 | 230
306000 | Разработка и обоснование проектных решений по информационному обеспечению системы | 3245 | 2286 | 1359
307000 | Разработка и обоснование проектных решений по математическому обеспечению системы | 1092 | 648 | –
308000 | Разработка и обоснование проектных решений по техническому обеспечению системы | 1392 | 897 | –
309000 | Проведение экспериментальных исследований ** | – | – | –
310000 | Расчёт экономической эффективности системы | 453 | 288 | 167
311000 | Уточнение плана мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы и его частичная реализация | 266 | 70 | 21
| Разработка технического проекта * | 6993 | 4980 | 3066
501000 | Уточнение и детализация проектных решений по функциональному обеспечению системы | 848 | 631 | 401
502000 | Уточнение и детализация проектных решений по информационному обеспечению системы | 1351 | 993 | 641
503000 | Уточнение и детализация проектных решений по математическому обеспечению системы | 447 | 338 | 215
504000 | Уточнение и детализация проектных решений по техническому обеспечению системы | 588 | 441 | 280
505000 | Разработка технологического процесса функционирования вычислительного центра объекта | 205 | 105 | –
506000 | Разработка (уточнение) технологического процесса сбора и обработки информации | 1497 | 938 | 485
| Разработка программ и программной документации по группам сложности на языках программирования: |  |  |
| типов языков Ассемблера, ЯСК: |  |  |
507000 | 1 | 2716 | 2035 | 1360
508000 | 2 | 1864 | 1400 | 930
509000 | 3 | 1473 | 1105 | 735
510000 | 4 | 672 | 505 | 335
| на машинно-ориентировочных языках типов Фортран, РПГ: |  |  |
511000 | 1 | 2659 | 1995 | 1330
512000 | 2 | 1825 | 1370 | 910
513000 | 3 | 1441 | 1080 | 720
514000 | 4 | 658 | 495 | 330
| на проблемно-ориентированных языках типов Кобол, ПЛ-1 |  |  |
515000 | 1 | 2564 | 1923 | 1280
516000 | 2 | 1760 | 1320 | 880
517000 | 3 | 1389 | 1040 | 695
518000 | 4 | 635 | 745 | 320
519000 | Уточнение расчёта экономической эффективности системы | 96 | 96 | 96
520000 | Завершение мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы | 1961 | 1438 | 948

* Итоговые цифры трудоемкости даны только на общесистемные работы.

** Проведение исследований должно осуществляться при необходимости дополнительного обоснования требований к создаваемой системе.

3.2. Нормативы трудоёмкости на проектирование АСУП 1-й степени новизны с использованием локальных массивов по этапам разработки и оформления документации приведены в таблице 4.

Таблица 4.

Код работы | Наименование работы | Трудоёмкость разработки и оформление документации по этапам, нормо-часы
всего | разработка и оформление оригинала | оформление подлинника | согласование и утверждение подлинника | размножение, переплёт и передача документации заказчику | руководство ходом работ
102000 | Обследование объекта управления и оформление материалов обследования* | 4911 | 3364 | 538 | 314 | 269 | 426
105000 | Разработка плана мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы | 123 | 41 | 25 | 16 | – | 41
106000 | Разработка основных требований к создаваемой системе и составление технического задания | 5558 | 3677 | 588 | 278 | 294 | 721
107000 | Предварительный расчёт экономической эффективности системы | 180 | 143 | 25 | 12 | – | –
301000 | Разработка и обоснование проектных решений по функциональной части системы | 2418 | 1613 | 2645 | 167 | 134 | 240
| Постановка задачи и разработка алгоритма решения по группам сложности: |  |  |  |  |  |
302000 | 1 | 1468 | 1156 | 158 | 90 | 64 | –
303000 | 2 | 1210 | 954 | 129 | 75 | 52 | –
304000 | 3 | 742 | 593 | 78 | 39 | 32 | –
305000 | 4 | 462 | 382 | 40 | 22 | 18 | –
306000 | Разработка и обоснование проектных решений по информационному обеспечению системы | 3245 | 2050 | 337 | 209 | 168 | 481
307000 | Разработка и обоснование проектных решений по математическому обеспечению системы | 1092 | 681 | 111 | 77 | 59 | 164
308000 | Разработка и обоснование проектных решений по техническому обеспечению системы | 1399 | 850 | 138 | 93 | 72 | 246
309000 | Расчёт экономической эффективности системы | 453 | 348 | 60 | 45 | – | –
310000 | Уточнение плана мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы и его частичная реализация | 266 | 181 | – | 60 | – | 25
501000 | Уточнение и детализация проектных решений по функциональному обеспечению системы | 848 | 514 | 102 | 59 | 50 | 123
502000 | Уточнение и детализация проектных решений по информационному обеспечению системы | 1351 | 831 | 134 | 76 | 64 | 246
503000 | Уточнение и детализация проектных решений по математическому обеспечению системы | 447 | 268 | 43 | 28 | 23 | 85
504000 | Уточнение и детализация проектных решений по техническому обеспечению системы | 588 | 343 | 56 | 33 | 29 | 127
505000 | Разработка технологического процесса функционирования вычислительного центра объекта | 205 | 121 | 21 | 12 | 10 | 41
506000 | Разработка технологического процесса сбора и обработки информации | 1497 | 950 | 135 | 76 | 66 | 270
| Разработка программ и программной документации по группам сложности на языках программирования: |  |  |  |  |  |
| типов языков Ассемблера, ЯСК: |  |  |  |  |  |
507000 | 1 | 2716 | 2174 | 322 | 113 | 107 | –
508000 | 2 | 1864 | 1494 | 232 | 66 | 72 | –
509000 | 3 | 1473 | 1183 | 190 | 44 | 56 | –
510000 | 4 | 672 | 540 | 78 | 29 | 25 | –
| на машинно-ориентировочных языках типов Фортран, РПГ: |  |  |  |  |  |
511000 | 1 | 2659 | 2117 | 322 | 113 | 107 | –
512000 | 2 | 1825 | 1455 | 232 | 66 | 72 | –
513000 | 3 | 1441 | 1151 | 190 | 44 | 56 | –
514000 | 4 | 658 | 526 | 78 | 29 | 25 | –
| на проблемно-ориентированных языках типов Кобол, ПЛ-1 |  |  |  |  |  |
515000 | 1 | 2564 | 2022 | 322 | 113 | 107 | –
516000 | 2 | 1760 | 1390 | 232 | 66 | 72 | –
517000 | 3 | 1389 | 1099 | 190 | 44 | 56 | –
518000 | 4 | 635 | 503 | 78 | 29 | 25 | –
519000 | Уточнение расчёта экономической эффективности системы | 96 | 52 | 24 | 12 | – | 8
520000 | Завершение мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы | 1961 | 895 | – | – | – | 1066

* В значение трудоёмкости работы входят значения трудоёмкости работ 101000 и 103000 1-й степени новизны (таблица 3).

3.3. Нормативы трудоёмкости на проектирование АСУП 2-й степени новизны с использованием локальных массивов по этапам разработки и оформления документации приведены в таблице 5.

Таблица 5.

Код работы | Наименование работы | Трудоёмкость разработки и оформление документации по этапам, нормо-часы
всего | разработка и оформление оригинала | оформление подлинника | согласование и утверждение подлинника | размножение, переплёт и передача документации заказчику | руководство ходом работ
102000 | Обследование объекта управления и оформление материалов обследования* | 3966 | 2710 | 434 | 253 | 217 | 352
105000 | Разработка плана мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы | 80 | 24 | 16 | 7 | – | 33
106000 | Разработка основных требований к создаваемой системе и составление технического задания | 3637 | 2359 | 377 | 205 | 189 | 507
107000 | Предварительный расчёт экономической эффективности системы | 180 | 143 | 25 | 12 | – | –
301000 | Разработка и обоснование проектных решений по функциональной части системы | 1694 | 1098 | 176 | 102 | 88 | 230
| Постановка задачи и разработка алгоритма решения по группам сложности: |  |  |  |  |  |
302000 | 1 | 1100 | 819 | 142 | 81 | 59 | –
303000 | 2 | 905 | 675 | 116 | 67 | 47 | –
304000 | 3 | 555 | 421 | 70 | 35 | 29 | –
305000 | 4 | 345 | 273 | 36 | 20 | 16 | –
306000 | Разработка и обоснование проектных решений по информационному обеспечению системы | 2286 | 1616 | 259 | 151 | 129 | 131
307000 | Разработка и обоснование проектных решений по математическому обеспечению системы | 648 | 424 | 68 | 40 | 34 | 82
308000 | Разработка и обоснование проектных решений по техническому обеспечению системы | 897 | 581 | 93 | 54 | 46 | 123
309000 | Расчёт экономической эффективности системы | 288 | 228 | 35 | 25 | – | –
310000 | Уточнение плана мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы и его частичная реализация | 70 | 38 | – | 16 | – | 16
501000 | Уточнение и детализация проектных решений по функциональному обеспечению системы | 631 | 350 | 56 | 33 | 28 | 164
502000 | Уточнение и детализация проектных решений по информационному обеспечению системы | 993 | 560 | 90 | 52 | 45 | 246
503000 | Уточнение и детализация проектных решений по математическому обеспечению системы | 338 | 161 | 26 | 15 | 13 | 123
504000 | Уточнение и детализация проектных решений по техническому обеспечению системы | 441 | 239 | 38 | 22 | 19 | 123
505000 | Разработка технологического процесса функционирования вычислительного центра объекта | 105 | 48 | 8 | 4 | 4 | 41
506000 | Разработка технологического процесса сбора и обработки информации | 938 | 574 | 92 | 54 | 46 | 172
| Разработка программ и программной документации по группам сложности на языках программирования: |  |  |  |  |  |
| типов языков Ассемблера, ЯСК: |  |  |  |  |  |
507000 | 1 | 2035 | 1547 | 290 | 97 | 101 | –
508000 | 2 | 1400 | 1067 | 209 | 59 | 65 | –
509000 | 3 | 1105 | 845 | 171 | 39 | 50 | –
510000 | 4 | 505 | 388 | 70 | 22 | 25 | –
| на машинно-ориентировочных языках типов Фортран, РПГ: |  |  |  |  |  |
511000 | 1 | 1995 | 1507 | 290 | 97 | 101 | –
512000 | 2 | 1370 | 1037 | 209 | 59 | 65 | –
513000 | 3 | 1080 | 820 | 171 | 39 | 50 | –
514000 | 4 | 495 | 378 | 70 | 22 | 25 | –
| на проблемно-ориентированных языках типов Кобол, ПЛ-1 |  |  |  |  |  |
515000 | 1 | 1923 | 1435 | 290 | 97 | 101 | –
516000 | 2 | 1320 | 987 | 209 | 59 | 65 | –
517000 | 3 | 1040 | 780 | 171 | 39 | 50 | –
518000 | 4 | 475 | 358 | 70 | 22 | 25 | –
519000 | Уточнение расчёта экономической эффективности системы | 96 | 52 | 24 | 12 | – | 8
520000 | Завершение мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы | 1438 | 466 | – | – | – | 972

* В значение трудоёмкости работы входят значения трудоёмкости работ 101000 и 103000 2-й степени новизны (таблица 3).

3.4. Нормативы трудоёмкости на проектирование АСУП 3-й степени новизны с использованием локальных массивов по этапам разработки и оформления документации приведены в таблице 6.

Таблица 6.

Код работы | Наименование работы | Трудоёмкость разработки и оформление документации по этапам, нормо-часы
всего | разработка и оформление оригинала | оформление подлинника | согласование и утверждение подлинника | размножение, переплёт и передача документации заказчику | руководство ходом работ
102000 | Обследование объекта управления и оформление материалов обследования * | 3108 | 2068 | 331 | 281 | 166 | 262
105000 | Разработка плана мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы | 38 | 11 | 7 | 4 | – | 16
106000 | Разработка основных требований к создаваемой системе и составление технического задания | 1626 | 1041 | 166 | 139 | 83 | 197
107000 | Предварительный расчёт экономической эффективности системы | 180 | 143 | 25 | 12 | – | –
| Постановка задачи и разработка алгоритма решения по группам сложности: |  |  |  |  |  |
302000 | 1 | 735 | 550 | 110 | 35 | 40 | –
303000 | 2 | 605 | 455 | 90 | 28 | 32 | –
304000 | 3 | 370 | 280 | 55 | 17 | 18 | –
305000 | 4 | 230 | 170 | 35 | 12 | 13 | –
306000 | Анализ разработанных проектных решений по информационному, математическому и техническому обеспечению системы | 1359 | 809 | 130 | 76 | 65 | 279
309000 | Расчёт экономической эффективности системы | 167 | 132 | 20 | 15 | – | –
310000 | Уточнение плана мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы и его частичная реализация | 21 | 9 | – | 4 | – | 8
501000 | Уточнение и детализация проектных решений по функциональному обеспечению системы | 401 | 208 | 33 | 19 | 18 | 123
502000 | Уточнение и детализация проектных решений по информационному обеспечению системы | 641 | 370 | 59 | 34 | 30 | 148
503000 | Уточнение и детализация проектных решений по математическому обеспечению системы | 215 | 112 | 18 | 10 | 9 | 66
504000 | Уточнение и детализация проектных решений по техническому обеспечению системы | 280 | 160 | 26 | 15 | 13 | 66
505000 | Разработка технологического процесса функционирования вычислительного центра объекта | 485 | 303 | 48 | 28 | 24 | 82
506000 | Разработка технологического процесса сбора и обработки информации | 485 | 303 | 48 | 28 | 24 | 82
| Разработка программ и программной документации по группам сложности на языках программирования: |  |  |  |  |  |
| типов языков Ассемблера, ЯСК: |  |  |  |  |  |
507000 | 1 | 1360 | 1020 | 205 | 65 | 70 | –
508000 | 2 | 930 | 700 | 140 | 44 | 46 | –
509000 | 3 | 735 | 550 | 110 | 35 | 40 | –
510000 | 4 | 335 | 250 | 50 | 15 | 20 | –
| на машинно-ориентировочных языках типов Фортран, РПГ: |  |  |  |  |  |
511000 | 1 | 1330 | 990 | 205 | 65 | 70 | –
512000 | 2 | 910 | 680 | 140 | 44 | 46 | –
513000 | 3 | 720 | 535 | 110 | 35 | 40 | –
514000 | 4 | 330 | 245 | 50 | 15 | 20 | –
| на проблемно-ориентированных языках типов Кобол, ПЛ-1 |  |  |  |  |  |
515000 | 1 | 1280 | 940 | 205 | 65 | 70 | –
516000 | 2 | 880 | 650 | 140 | 44 | 46 | –
517000 | 3 | 695 | 510 | 110 | 35 | 40 | –
518000 | 4 | 320 | 235 | 50 | 15 | 20 | –
519000 | Уточнение расчёта экономической эффективности системы | 96 | 52 | 24 | 12 | – | 8
520000 | Завершение мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы | 948 | 436 | – | – | – | 512

* В значение трудоёмкости работы входят значения трудоёмкости работ 101000 и 103000 3-й степени новизны (таблица 3).

3.5. Нормативы трудоёмкости на постановку задачи при проектировании АСУП с использованием локальных массивов по степеням новизны приведены в таблице 7.

Таблица 7.

Код работы | Группа сложности задачи | Трудоёмкость на один документ или массив по степени новизны, нормо-часы.
1 | 2 | 3
302007 | 1 | 98 | 74 | 52
303007 | 2 | 93 | 71 | 49
304007 | 3 | 74 | 56 | 38
305007 | 4 | 66 | 50 | 33

3.6. Нормативы трудоёмкости на разработку программ и программной документации при проектировании АСУП с использованием локальных массивов по степеням новизны и языкам программирования приведены в таблице 8.

Таблица 8.

Код работы | Языки программирования | Группы сложности программы | Трудоёмкость на одну команду по степеням новизны
1 | 2 | 3
507008 | Типов языков Ассемблера, ЯСК | 1 | 0,78 | 0,59 | 0,40
508008 |  | 2 | 0,62 | 0,47 | 0,32
509008 |  | 3 | 0,59 | 0,45 | 0,30
510008 |  | 4 | 0,45 | 0,34 | 0,23
511008 | Машинно-ориентированные, типов Фортран, РПГ | 1 | 0,75 | 0,57 | 0,39
512008 |  | 2 | 0,60 | 0,46 | 0,31
513008 |  | 3 | 0,57 | 0,43 | 0,29
514008 |  | 4 | 0,43 | 0,33 | 0,22
515008 | Проблемно-ориентированные, типов Кобол, ПЛ-1 | 1 | 0,73 | 0,55 | 0,38
516008 |  | 2 | 0,58 | 0,44 | 0,30
517008 |  | 3 | 0,55 | 0,42 | 0,28
518008 |  | 4 | 0,42 | 0,32 | 0,21

3.7. Нормативы трудоёмкости на проектирование АСУП с использованием БД по степеням новизны приведены в таблице 9.

Таблица 9.

Код работы | Наименование работы | Трудоёмкость по степени новизны, нормо-часы.
1 | 2 | 3
| Разработка технического задания * | 10772 | 7863 | 4952
201000 | Организационно-техническая подготовка к обследованию объекта управления | 114 | 74 | 34
202000 | Обследование объекта управления | 2025 | 1546 | 1066
203000 | Анализ и оформление материалов обследования | 2772 | 2346 | 2008
204000 | Проведение исследований ** | – | – | –
205000 | Разработка плана мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы | 123 | 80 | 38
206000 | Разработка основных требований к создаваемой системе, составление и согласование технического задания | 5558 | 3637 | 1626
207000 | Предварительный расчёт экономической эффективности разрабатываемой системы | 180 | 180 | 180
| Разработка технического проекта * | 21359 | 15179 | 8990
401000 | Определение технико-экономических показателей, необходимых для управления объектом | 595 | 418 | 297
402000 | Разработка структуры автоматизированной системы управления объектом | 700 | 490 | 350
403000 | Доработка (выбор) языка описания информации | 2676 | 1873 | –
404000 | Обоснование состава задач, их взаимосвязей и разработка схем документооборота | 2150 | 1505 | 1075
405000 | Разработка проектных решений по техническому обеспечению системы | 1392 | 897 | –
406000 | Разработка (доработка) логической структуры базы данных БД. | 3192 | 2244 | 1596
407000 | Разработка физической организации базы данных БД | 2128 | 1492 | 1064
408000 | Разработка (доработка) алгоритмов формирования БД | 3380 | 2366 | 1690
409000 | Разработка (доработка) алгоритмов ведения БД | 4420 | 3536 | 2730
410000 | Расчёт экономической эффективности системы | 453 | 288 | 167
411000 | Уточнение плана мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы и его частичная реализация | 266 | 70 | 21
| Постановка задачи и разработка алгоритма решения по группам сложности: |  |  |
412000 | 1 | 1121 | 840 | 560
413000 | 2 | 924 | 695 | 465
414000 | 3 | 564 | 425 | 280
415000 | 4 | 347 | 260 | 175
| Разработка рабочего проекта * | 3759 | 2577 | 1529
601000 | Разработка (доработка) системы программ управления данными *** | – | – | –
602000 | Разработка технологического процесса функционирования вычислительного центра объекта | 205 | 105 | –
603000 | Разработка (уточнение) технологического процесса сбора и обработки информации | 1497 | 938 | 485
| Разработка программ и программной документации по группам сложности на языках программирования: |  |  |
| типов языков Ассемблера, ЯСК: |  |  |
604000 | 1 | 2064 | 1550 | 1030
605000 | 2 | 1416 | 1060 | 710
606000 | 3 | 1118 | 840 | 560
607000 | 4 | 509 | 380 | 255
| на машинно-ориентировочных языках типов Фортран, РПГ: |  |  |
608000 | 1 | 2021 | 1515 | 1010
609000 | 2 | 1386 | 1040 | 690
610000 | 3 | 1095 | 820 | 550
611000 | 4 | 498 | 350 | 250
| на проблемно-ориентированных языках типов Кобол, ПЛ-1 |  |  |
612000 | 1 | 1949 | 1460 | 975
613000 | 2 | 1337 | 1000 | 670
614000 | 3 | 1056 | 790 | 530
615000 | 4 | 481 | 360 | 240
616000 | Уточнение расчёта экономической эффективности системы | 96 | 96 | 96
617000 | Завершение мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы | 1961 | 1438 | 948

* Итоговые цифры трудоемкости даны только на общесистемные работы.

** Проведение исследований должно осуществляться при необходимости дополнительного обоснования требований к создаваемой системе.

*** Трудоёмкость разработки и отладки программ управления данными БД определяют по 1-й и 2-й группам сложности программ с использованием локальных массивов.

3.8. Нормативы трудоёмкости на проектирование АСУП 1-й степени новизны с использованием БД по этапам разработки и оформления документации приведены в таблице 10.

Таблица 10.

Код работы | Наименование работы | Трудоёмкость разработки и оформление документации по этапам, нормо-часы
всего | разработка и оформление оригинала | оформление подлинника | согласование и утверждение подлинника | размножение, переплёт и передача документации заказчику | руководство ходом работ
202000 | Обследование объекта управления и оформление материалов обследования * | 4911 | 3364 | 538 | 314 | 269 | 426
205000 | Разработка плана мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы | 123 | 41 | 25 | 16 | – | 41
206000 | Разработка основных требований к создаваемой системе и составление технического задания | 5558 | 3677 | 588 | 278 | 294 | 721
207000 | Предварительный расчёт экономической эффективности системы | 180 | 143 | 25 | 12 | – | –
401000 | Определение технико-экономических показателей, необходимых для управления объектом. | 595 | 401 | 65 | 37 | 32 | 60
402000 | Разработка структуры автоматизированной системы управления объектом | 700 | 472 | 76 | 44 | 38 | 70
403000 | Разработка языка описания информации | 2676 | 1807 | 289 | 169 | 144 | 267
404000 | Обоснование состава задач, их взаимосвязей и разработка схем документооборота | 2150 | 1452 | 232 | 135 | 116 | 215
405000 | Разработка проектных решений по техническому обеспечению системы. | 1399 | 850 | 138 | 93 | 72 | 246
406000 | Разработка логической структуры базы данных БД. | 3192 | 2155 | 345 | 201 | 172 | 319
407000 | Разработка физической организации базы данных БД. | 2128 | 1436 | 230 | 134 | 115 | 213
408000 | Разработка алгоритмов формирования базы данных БД. | 3380 | 2282 | 365 | 212 | 183 | 338
409000 | Разработка алгоритмов ведения базы данных БД. | 4420 | 2983 | 478 | 278 | 239 | 442
410000 | Расчёт экономической эффективности системы | 453 | 348 | 60 | 45 | – | –
411000 | Уточнение плана мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы и его частичная реализация | 266 | 181 | – | 60 | – | 25
| Постановка задачи и разработка алгоритма решения по группам сложности: |  |  |  |  |  |
412000 | 1 | 1121 | 840 | 142 | 81 | 58 | –
413000 | 2 | 924 | 694 | 116 | 67 | 47 | –
414000 | 3 | 564 | 430 | 70 | 35 | 29 | –
415000 | 4 | 347 | 275 | 36 | 20 | 16 | –
601000 | Разработка системы программ управления данными БД** | – | – | – | – | – | –
602000 | Разработка технологического процесса функционирования вычислительного центра объекта | 205 | 121 | 21 | 12 | 10 | 41
603000 | Разработка технологического процесса сбора и обработки информации | 1497 | 950 | 135 | 76 | 66 | 270
| Разработка программ и программной документации по группам сложности на языках программирования: |  |  |  |  |  |
| типов языков Ассемблера, ЯСК: |  |  |  |  |  |
604000 | 1 | 2064 | 1566 | 295 | 98 | 105 | –
605000 | 2 | 1416 | 1076 | 210 | 60 | 70 | –
606000 | 3 | 1118 | 848 | 175 | 40 | 55 | –
607000 | 4 | 509 | 383 | 75 | 26 | 25 | –
| на машинно-ориентировочных языках типов Фортран, РПГ: |  |  |  |  |  |
608000 | 1 | 2021 | 1523 | 295 | 98 | 105 | –
609000 | 2 | 1386 | 1046 | 210 | 60 | 70 | –
610000 | 3 | 1095 | 825 | 175 | 40 | 55 | –
611000 | 4 | 498 | 372 | 75 | 26 | 25 | –
| на проблемно-ориентированных языках типов Кобол, ПЛ-1 |  |  |  |  |  |
612000 | 1 | 1949 | 1451 | 295 | 98 | 105 | –
613000 | 2 | 1337 | 997 | 210 | 60 | 70 | –
614000 | 3 | 1056 | 786 | 175 | 40 | 55 | –
615000 | 4 | 481 | 355 | 75 | 26 | 25 | –
616000 | Уточнение расчёта экономической эффективности системы | 96 | 52 | 24 | 12 | – | 8
617000 | Завершение мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы | 1961 | 895 | – | – | – | 1066

* В значение трудоёмкости работы входит значение трудоёмкости работ 201000 и 203000 1-й степени новизны (таблица 9).

** Трудоёмкость разработки и отладки программ управления данными БД определяют по 1-й и 2-й группам сложности программ с использованием локальных массивов.

Основными элементами системы программ управления данными БД являются:

· система программ для типовых процедур обработки информации (ввод, входной контроль, поиск, обновление, исключение, дополнение, вывод, печать, отображение, передача в канал и т.п.);

· система программ для диалога с потребителем с БД (трансляция с проблемно-ориентированных языков на машинный и наоборот, обучение потребителей этому языку, модификация запроса, выдача справок о составе и структуре БД и т.п.)

· система программ динамической перестройки памяти для эффективного использования её ресурсов.

3.9. Нормативы трудоёмкости на проектирование АСУП 2-й степени новизны с использованием БД по этапам разработки и оформления документации приведены в таблице 11.

Таблица 11.

Код работы | Наименование работы | Трудоёмкость разработки и оформление документации по этапам, нормо-часы
всего | разработка и оформление оригинала | оформление подлинника | согласование и утверждение подлинника | размножение, переплёт и передача документации заказчику | руководство ходом работ
202000 | Обследование объекта управления и оформление материалов обследования * | 3966 | 2710 | 434 | 253 | 217 | 352
205000 | Разработка плана мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы | 80 | 24 | 16 | 7 | – | 33
206000 | Разработка основных требований к создаваемой системе и составление технического задания | 3637 | 2359 | 377 | 205 | 189 | 507
207000 | Предварительный расчёт экономической эффективности системы | 180 | 143 | 25 | 12 | – | –
401000 | Определение технико-экономических показателей, необходимых для управления объектом. | 418 | 282 | 45 | 26 | 23 | 42
402000 | Разработка структуры автоматизированной системы управления объектом | 490 | 331 | 53 | 31 | 26 | 49
403000 | Доработка языка описания информации | 1873 | 1265 | 202 | 118 | 101 | 187
404000 | Обоснование состава задач, их взаимосвязей и разработка схем документооборота | 1505 | 1016 | 163 | 95 | 81 | 150
405000 | Разработка проектных решений по техническому обеспечению системы. | 897 | 581 | 93 | 54 | 46 | 123
406000 | Доработка логической структуры базы данных БД. | 2244 | 1516 | 242 | 141 | 121 | 224
407000 | Разработка физической организации базы данных БД. | 1492 | 1007 | 161 | 94 | 81 | 149
408000 | Доработка алгоритмов формирования базы данных БД. | 2366 | 1597 | 256 | 149 | 128 | 236
409000 | Доработка алгоритмов ведения базы данных БД. | 3536 | 2387 | 382 | 223 | 191 | 353
410000 | Расчёт экономической эффективности системы | 288 | 228 | 35 | 25 | – | –
411000 | Уточнение плана мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы и его частичная реализация | 70 | 38 | – | 16 | – | 16
| Постановка задачи и разработка алгоритма решения по группам сложности: |  |  |  |  |  |
412000 | 1 | 840 | 581 | 130 | 74 | 55 | –
413000 | 2 | 695 | 483 | 105 | 62 | 45 | –
414000 | 3 | 425 | 297 | 65 | 33 | 30 | –
415000 | 4 | 260 | 187 | 35 | 20 | 18 | –
601000 | Разработка системы программ управления данными БД ** | – | – | – | – | – | –
602000 | Разработка технологического процесса функционирования вычислительного центра объекта | 105 | 48 | 8 | 4 | 4 | 41
603000 | Разработка технологического процесса сбора и обработки информации | 938 | 574 | 92 | 54 | 46 | 172
| Разработка программ и программной документации по группам сложности на языках программирования: |  |  |  |  |  |
| типов языков Ассемблера, ЯСК: |  |  |  |  |  |
604000 | 1 | 1550 | 1160 | 235 | 75 | 80 | –
605000 | 2 | 1060 | 795 | 160 | 50 | 55 | –
606000 | 3 | 840 | 630 | 125 | 40 | 45 | –
607000 | 4 | 380 | 285 | 55 | 18 | 22 | –
| на машинно-ориентировочных языках типов Фортран, РПГ: |  |  |  |  |  |
608000 | 1 | 1515 | 1125 | 235 | 75 | 80 | –
609000 | 2 | 1040 | 775 | 160 | 50 | 55 | –
610000 | 3 | 820 | 610 | 125 | 40 | 45 | –
611000 | 4 | 350 | 255 | 55 | 18 | 22 | –
| на проблемно-ориентированных языках типов Кобол, ПЛ-1 |  |  |  |  |  |
612000 | 1 | 1460 | 1070 | 235 | 75 | 80 | –
613000 | 2 | 1000 | 735 | 160 | 50 | 55 | –
614000 | 3 | 790 | 580 | 125 | 40 | 45 | –
615000 | 4 | 360 | 267 | 55 | 18 | 20 | –
616000 | Уточнение расчёта экономической эффективности системы | 96 | 57 | 21 | 10 | – | 8
617000 | Завершение мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы | 1438 | 466 | – | – | – | 972

* В значение трудоёмкости работы входит значение трудоёмкости работ 201000 и 203000 2-й степени новизны (таблица 9).

** Трудоёмкость разработки и отладки программ управления данными БД определяют по 1-й и 2-й группам сложности программ с использованием локальных массивов.

3.10. Нормативы трудоёмкости на проектирование АСУП 3-й степени новизны с использованием БД по этапам разработки и оформления документации приведены в таблице 12.

Таблица 12.

Код работы | Наименование работы | Трудоёмкость разработки и оформление документации по этапам, нормо-часы
всего | разработка и оформление оригинала | оформление подлинника | согласование и утверждение подлинника | размножение, переплёт и передача документации заказчику | руководство ходом работ
202000 | Обследование объекта управления и оформление материалов обследования * | 3108 | 2068 | 331 | 281 | 166 | 262
205000 | Разработка плана мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы | 38 | 11 | 7 | 4 | – | 16
206000 | Разработка основных требований к создаваемой системе и составление технического задания | 1626 | 1041 | 166 | 139 | 83 | 197
207000 | Предварительный расчёт экономической эффективности системы | 180 | 143 | 25 | 12 | – | –
401000 | Определение технико-экономических показателей, необходимых для управления объектом. | 297 | 200 | 32 | 19 | 16 | 30
402000 | Разработка структуры автоматизированной системы управления объектом | 350 | 236 | 38 | 22 | 19 | 35
404000 | Обоснование состава задач, их взаимосвязей и разработка схем документооборота | 1075 | 726 | 116 | 68 | 58 | 107
406000 | Доработка логической структуры базы данных БД. | 1596 | 1078 | 172 | 100 | 86 | 160
407000 | Доработка физической организации базы данных БД. | 1064 | 719 | 115 | 67 | 57 | 106
408000 | Доработка алгоритмов формирования базы данных БД. | 1690 | 1141 | 183 | 106 | 91 | 169
409000 | Доработка алгоритмов ведения базы данных БД. | 2730 | 1843 | 295 | 172 | 147 | 273
410000 | Расчёт экономической эффективности системы | 167 | 132 | 20 | 15 | – | –
411000 | Уточнение плана мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы и его частичная реализация | 70 | 38 | – | 16 | – | 16
| Постановка задачи и разработка алгоритма решения по группам сложности: |  |  |  |  |  |
412000 | 1 | 560 | 310 | 124 | 72 | 54 | –
413000 | 2 | 465 | 264 | 103 | 60 | 42 | –
414000 | 3 | 280 | 160 | 62 | 31 | 27 | –
415000 | 4 | 175 | 106 | 34 | 18 | 17 | –
601000 | Разработка системы программ управления данными БД ** | – | – | – | – | – | –
602000 | Уточнение технологического процесса сбора и обработки информации | 485 | 270 | 59 | 34 | 30 | 92
| Разработка программ и программной документации по группам сложности на языках программирования: |  |  |  |  |  |
| типов языков Ассемблера, ЯСК: |  |  |  |  |  |
604000 | 1 | 1030 | 770 | 155 | 50 | 55 | –
605000 | 2 | 710 | 530 | 105 | 35 | 40 | –
606000 | 3 | 560 | 420 | 85 | 25 | 30 | –
607000 | 4 | 255 | 190 | 40 | 10 | 15 | –
| на машинно-ориентировочных языках типов Фортран, РПГ: |  |  |  |  |  |
608000 | 1 | 1010 | 750 | 155 | 50 | 55 | –
609000 | 2 | 690 | 510 | 210 | 105 | 35 | –
610000 | 3 | 550 | 410 | 85 | 25 | 30 | –
611000 | 4 | 250 | 185 | 40 | 10 | 15 | –
| на проблемно-ориентированных языках типов Кобол, ПЛ-1 |  |  |  |  |  |
612000 | 1 | 975 | 715 | 155 | 50 | 55 | –
613000 | 2 | 670 | 490 | 105 | 35 | 40 | –
614000 | 3 | 530 | 390 | 85 | 25 | 30 | –
615000 | 4 | 240 | 175 | 40 | 10 | 15 | –
616000 | Уточнение расчёта экономической эффективности системы | 96 | 52 | 24 | 12 | – | 8
617000 | Завершение мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы | 948 | 436 | – | – | – | 512

*В значение трудоёмкости работы входит значение трудоёмкости работ 201000 и 203000 3-й степени новизны (таблица 9).

** Трудоёмкость разработки и отладки программ управления данными БД определяют по 1-й и 2-й группам сложности программ с использованием локальных массивов.

3.11. Нормативы трудоёмкости на постановку задачи при проектировании АСУП с использованием БД по степеням новизны приведены в таблице 13.

Таблица 13.

Код работы | Группа сложности задачи | Трудоёмкость на один документ или массив по степени новизны, нормо-часы.
1 | 2 | 3
412007 | 1 | 74 | 52 | 38
413007 | 2 | 71 | 49 | 35
414007 | 3 | 56 | 38 | 28
415007 | 4 | 50 | 33 | 23

3.6. Нормативы трудоёмкости на разработку программ и программной документации при проектировании АСУП с использованием БД по степеням новизны и языкам программирования приведены в таблице 14.

Таблица 14.

Код работы | Языки программирования | Группы сложности программы | Трудоёмкость на одну команду по степеням новизны
1 | 2 | 3
604008 | Типов языков Ассемблера, ЯСК | 1 | 0,59 | 0,40 | 0,21
605008 | 2 | 0,47 | 0,32 | 0,17
606008 | 3 | 0,45 | 0,30 | 0,16
607008 | 4 | 0,34 | 0,23 | 0,14
608008 | Машинно-ориентированные, типов Фортран, РПГ | 1 | 0,58 | 0,39 | 0,20
609008 | 2 | 0,46 | 0,31 | 0,16
610008 | 3 | 0,44 | 0,29 | 0,15
611008 | 4 | 0,33 | 0,22 | 0,13
612008 | Проблемно-ориентированные, типов Кобол, ПЛ-1 | 1 | 0,56 | 0,38 | 0,19
613008 | 2 | 0,44 | 0,30 | 0,15
614008 | 3 | 0,42 | 0,28 | 0,14
615008 | 4 | 0,32 | 0,22 | 0,13

3.13. Нормативы трудоёмкости на внедрение АСУП 1-й степени новизны приведены в таблице 15.

Таблица 15.

Код работы | Наименование работы | Трудоёмкость по видам работ, нормо-часы
всего | проведение испытаний. | оформление технической документации после корректировки по результатам опытной эксплуатации | руководство ходом работ
| Внедрение * | 5864 | 3944 | 469 | 1451
001000 | Подготовка условий для обеспечения эксплуатации системы | 1625 | 1223 | – | 402
002000 | Комплексная проверка готовности задач, подсистем и системы к сдаче в промышленную эксплуатацию | 1625 | 1223 | – | 402
| Сдача задачи заказчику на контрольных примерах в зависимости от группы сложности: |  |  |  |
003000 | 1 | 82 | 82 | – | –
004000 | 2 | 57 | 57 | – | –
005000 | 3 | 41 | 41 | – | –
006000 | 4 | 25 | 25 | – | –
| Приёмо-сдаточные испытания задачи с использованием действующей на объекте информации в зависимости от частоты их решения по группам сложности: |  |  |  |
| 1 раз в сутки и более: |  |  |  |
007001 | 1 | 752 | 638 | 114 | –
008001 | 2 | 671 | 569 | 102 | –
009001 | 3 | 507 | 429 | 78 | –
010001 | 4 | 368 | 326 | 42 | –
| то 1 раза в сутки и менее 1 раза в месяц: |  |  |  |
007002 | 1 | 1894 | 1604 | 290 | –
008002 | 2 | 1647 | 1395 | 252 | –
009002 | 3 | 1155 | 981 | 174 | –
010002 | 4 | 398 | 352 | 46 | –
011000 | Оформление и утверждение документации о сдаче задач и подсистем в промышленную эксплуатацию | 2204 | 1112 | 469 | 623
012000 | Приёмка системы в промышленную эксплуатацию | 410 | 386 | – | 24

* Итоговые цифры трудоёмкости даны только на общесистемные работы.

3.13. Нормативы трудоёмкости на внедрение АСУП 2-й степени новизны приведены в таблице 16.

Таблица 16.

Код работы | Наименование работы | Трудоёмкость по видам работ, нормо-часы
всего | проведение испытаний. | оформление технической документации после корректировки по результатам опытной эксплуатации | руководство ходом работ
| Внедрение* | 5313 | 3887 | 352 | 1074
001000 | Подготовка условий для обеспечения эксплуатации системы | 1625 | 1223 | – | 402
002000 | Комплексная проверка готовности задач, подсистем и системы к сдаче в промышленную эксплуатацию | 1625 | 1223 | – | 402
| Сдача задачи заказчику на контрольных примерах в зависимости от группы сложности: |  |  |  |
003000 | 1 | 66 | 66 | – | –
004000 | 2 | 49 | 49 | – | –
005000 | 3 | 33 | 33 | – | –
006000 | 4 | 20 | 20 | – | –
| Приёмо-сдаточные испытания задачи с использованием действующей на объекте информации в зависимости от частоты их решения по группам сложности: |  |  |  |
| 1 раз в сутки и более: |  |  |  |
007001 | 1 | 556 | 471 | 85 | –
008001 | 2 | 389 | 329 | 60 | –
009001 | 3 | 309 | 261 | 48 | –
010001 | 4 | 269 | 228 | 41 | –
| то 1 раза в сутки и менее 1 раза в месяц: |  |  |  |
007002 | 1 | 1401 | 1186 | 215 | –
008002 | 2 | 955 | 808 | 147 | –
009002 | 3 | 704 | 596 | 108 | –
010002 | 4 | 290 | 247 | 43 | –
011000 | Оформление и утверждение документации о сдаче задач и подсистем в промышленную эксплуатацию | 1653 | 1055 | 352 | 246
012000 | Приёмка системы в промышленную эксплуатацию | 410 | 386 | – | 24

* Итоговые цифры трудоёмкости даны только на общесистемные работы.

3.13. Нормативы трудоёмкости на внедрение АСУП 3-й степени новизны приведены в таблице 17.

Таблица 17.

Код работы | Наименование работы | Трудоёмкость по видам работ, нормо-часы
всего | проведение испытаний. | оформление технической документации после корректировки по результатам опытной эксплуатации | руководство ходом работ
| Внедрение * | 4762 | 3606 | 311 | 845
001000 | Подготовка условий для обеспечения эксплуатации системы | 1625 | 1223 | – | 402
002000 | Комплексная проверка готовности задач, подсистем и системы к сдаче в промышленную эксплуатацию | 1625 | 1223 | – | 402
| Сдача задачи заказчику на контрольных примерах в зависимости от группы сложности: |  |  |  |
003000 | 1 | 58 | 58 | – | –
004000 | 2 | 41 | 41 | – | –
005000 | 3 | 25 | 25 | – | –
006000 | 4 | 16 | 16 | – | –
| Приёмо-сдаточные испытания задачи с использованием действующей на объекте информации в зависимости от частоты их решения по группам сложности: |  |  |  |
| 1 раз в сутки и более: |  |  |  |
007001 | 1 | 376 | 318 | 58 | –
008001 | 2 | 322 | 273 | 49 | –
009001 | 3 | 253 | 214 | 39 | –
010001 | 4 | 194 | 161 | 30 | –
| то 1 раза в сутки и менее 1 раза в месяц: |  |  |  |
007002 | 1 | 947 | 802 | 145 | –
008002 | 2 | 790 | 669 | 121 | –
009002 | 3 | 577 | 489 | 88 | –
010002 | 4 | 207 | 175 | 32 | –
011000 | Оформление и утверждение документации о сдаче задач и подсистем в промышленную эксплуатацию | 1102 | 774 | 311 | 17
012000 | Приёмка системы в промышленную эксплуатацию | 410 | 386 | – | 24

* Итоговые цифры трудоёмкости даны только на общесистемные работы.

Приложение 1 (Справочное).

Приложение 2. (Справочное)

Пример расчёта трудоёмкости создания АСУП 1-й степени новизны по этапам разработки и оформления документации.

1. Исходные данные.

1.1. В качестве примера рассматривается трудоёмкость разработки технического проекта системы, приведенной в примере расчёта трудоёмкости создания АСУП (справочное приложение 1).

2.Определение трудоёмкости разработки технического проекта (ТП).

2.1. Трудоёмкость создания ТП складывается из трудоёмкости разработки:

· общесистемной части;

· задач по группам сложности;

· массивов НСИ.

Трудоёмкость разработки общесистемной части технического проекта составляет 8873 нормо-часа (таблица 3 настоящего стандарта), в том числе по этапам разработки и оформления документации (таблица 4 настоящего стандарта):

· разработка и оформление оригинала - 5723 нормо-часа;

· оформление подлинника - 910 нормо-часа;

· согласование и утверждение подлинника - 651 нормо-час;

· размножение, переплёт и передача документации заказчику - 433 нормо-часа;

· руководство ходом работ - 1156 нормо-часов.

2.2. Расчёт трудоёмкости разработки 30 задач и 20 массивов НСИ по этапам разработки и оформления документации в нормо-часах показан на примере 5 задач 1-й группы сложности (таблица 4 настоящего стандарта):

· разработка и оформление оригинала 1156; 5=5780;

· оформление подлинника 158; 5=790;

· согласование и утверждение подлинника 90; 5=450;

· размножение, переплёт и передача документации заказчику 64; 5=320.

Аналогичным образом рассчитана трудоёмкость разработки 20 задач 2-й группы сложности, 5 задач 3-й группы сложности и 20 массивов НСИ и составляет по этапам:

· разработка и оформление оригинала - 29685 нормо-часа;

· оформление подлинника - 3770 нормо-часа;

· согласование и утверждение подлинника - 2135 нормо-час;

· размножение, переплёт и передача документации заказчику - 1560 нормо-часа.

Итого трудоёмкость создания ТП по этапам разработки и оформления документации составляет:

· разработка и оформление оригинала - 41188 нормо-часа;

· оформление подлинника - 5470 нормо-часа;

· согласование и утверждение подлинника - 3236 нормо-час;

· размножение, переплёт и передача документации заказчику - 2313 нормо-часа;

· руководство ходом работ - 1156 нормо-часов.

Трудоёмкость создания ТП в нормо-часах составляет:

41188 + 5470 + 3236 + 2313 + 1156 = 53363.

2.3.Расчёт трудоёмкости разработки других стадий создания АСУП по этапам разработки и оформления документации производится аналогичным образом.